Công ty chuyên Cung cấp, thi công cỏ nhân tạo - Thi công sân thể thao uy tín - Bảo hành 5-7 năm

https://thicongsanthethaott.com

Thi công sân bóng chuyền trên nền asphalt

Bạn đang cần tin đơn vị thi công sân bóng chuyền chuyên nghiệp bằng sơn cao cấp Nova spost và bạn đang cần tìm hiểu quy trình biện pháp thi công sơn sân bóng chuyền. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu quy trình sơn sân bóng chuyền trên nền asphalt nhé
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bản biện pháp thi công sơn mặt sân bằng hệ sơn Nova sports USA 6 lớp trên bề mặt sân asphalt như sau:
1. Công tác chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh và trám vá bề mặt:
- Yêu cầu mặt nền bê tông nhựa (asphalt) trước khi sơn:
+ Bề mặt bê tông nhựa (asphalt) đạt cường độ và ổn định (thời gian >15 ngày).
+ Mặt nền bê tông nhựa phải phẳng không lồi lõm.
+ Bề mặt bê tông nhựa không xuất hiện các vết rạn, nứt.
+ Bề mặt bê tông nhựa không được láng hoặc đánh bóng bằng bột xi măng hoặc vữa xi măng cát.
+ Bề mặt bê tông nhựa không dính dầu, mỡ của động cơ.
- Công tác vệ sinh:
                   + Mài, dũi bỏ các mẩu vữa, bụi bẩn bám trên bề mặt.
                   + Dùng vòi nước với áp suất lớn để xịt rửa bề mặt bê tông nhựa.
- Công tác trám vá:
+ Dùng bàn bả bả 1 lớp shell bitumen trộn với xi măng và cát đã được sàng lọc kỹ tại các vị trí đọng nước cục bộ với dày trung bình khoảng 2-3mm.
          2. Công tác sơn mặt sân bằng hệ sơn Nova Sports USA 6 lớp:
a. Thi công lớp lớp Shell Bitumen (lớp 1-2) :
- Sau khi bả các vị trí đọng nước (trũng) xong và bề mặt đã khô thì gạt lớp hỗn hợp lớp shell bitumen trộn với nước, xi măng và cát bằng bang gạt cao su.
- Shell Bitumen được cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng cát nhằm tăng tính kết dính và khả năng chống thấm trên nền bê tông nhựa (asphalt).
b. Thi công lớp cao su Sufacer (lớp 3):
- Sau khi lăn xong lớp thứ 2 và bề mặt đã khô thì gạt lớp cao su Nova Sufacer (lớp 3) bằng bang gạt cao su.
- Nova Sufacer: Là lớp vật liệu nhựa cao su dạng đặc được trộn với cát sạch tạo nên một lớp nền kết cấu tốt, bảo vệ lớp trước và làm nền kết dính cho lớp sơn phủ màu tiếp theo.
c. Thi công lớp Sơn màu Nova coat (lớp 4):
- Sau khi gạt xong lớp thứ 3 và đợi cho bề mặt sân khô và ổn định thì gạt lớp sơn màu Nova coat (lớp 4) bằng bang gạt cao su
- Nova coat : Là chất sơn Acrylic phủ trên mặt sân tạo nên một bề mặt đồng màu chống trơn trượt, rêu mốc và bền cho sân.
d.Thi công lớp Sơn màu Nova coat (lớp 5) -  kẻ vạch Nova Text (Lớp 6):
- Sau khi gạt xong lớp thứ 4 và khô bề mặt thì dùng quả lô để lăn lớp màu Nova coat (lớp 5).
- Nova coat : Là chất sơn Acrylic phủ trên mặt sân tạo nên một bề mặt đồng màu chống trơn trượt, rêu mốc và bền cho sân.
- Khi mặt sân khô thì tiến hành kẻ vạch sân bằng sơn kẻ vạch Nova Text,
- Nova Text : Là Sơn Acrylic màu trắng, được chế tạo đặc biệt để kẻ vạch cho mặt sân.
3. Cấu tạo chi tiết hệ sơn Nova Sports USA 6 lớp:

z2019392443366 2afca916739ebe0cbf8bf6557371b74c

4. Đơn giá (chưa có thuế VAT 10%):  280.000 đồng/1m2
 - Đơn giá trên đã bao gồm vật liệu và nhân công. Nhưng chưa bao gồm thuế VAT 10%

5. Thời gian thi công và một số lưu ý:
- Thời gian thi công: 15 ngày, được tính từ khi bên A bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho bên B (không kể thời gian: nghỉ lễ, tết, ngày mưa bão, nhiệt độ và độ ẩm môi trường không đảm bảo theo Quy trình hoặc dừng thi công theo yêu cầu của bên A).
- Tỷ lệ pha trộn do kỹ thuật viên tại công trường có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế mặt sân, thời tiết...
- Thời gian thi công giữa các lớp là 4h nếu trời nắng, nhiệt độ 70oF (22oC), độ ẩm không khí <70%.
          - Lớp sau được gạt vuông góc với lớp trước.


        CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ TM THANH THƯỞNG 
Hotline: 0963043558
Email: thicongsanthethaott@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây